Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước

http://tuyengiaobinhphuoc.org.vn

Công ty Điện lực Bình Phước tình hình sản xuất kinh doanh tháng 8/2021

I. Về sản xuất kinh doanh và cung cấp điện

Trong tháng 08 năm 2021, Công ty Điện lực Bình Phước đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân cũng như đảm bảo cung cấp điện đối với các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội tại địa phương cụ thể:

* Điện thương phẩm:
Trong tháng 8 năm 2021, sản lượng điện thương phẩm đạt 215.233 MWh, so với cùng kỳ năm 2020 giảm 0,04% (trong đó sản lượng điện cấp 110kV tăng 12,52%).

Lũy kế đạt 1.831.264 MWh, đạt 66,59% so với kế hoạch Tổng công ty giao và tăng 14,54% so với cùng kỳ năm 2020 (trong đó sản lượng điện cấp 110kV giảm 1,21%).
  • 02 Điện lực có tỷ lệ tăng trưởng thấp : Bù Đăng tăng 4,95% và Bình Long tăng 6,78%.
  • 04 Điện lực có tỷ lệ tăng trưởng cao hơn so với với mức tăng trưởng của Công ty gồm: Chơn Thành tăng 22,48%; Phước Long tăng 17,69%; Lộc Ninh tăng 16,62% và Bù Đốp tăng 15,75%.
* Công tác xây dựng cơ bản:

Tổng công ty Điện lực miền Nam hiện giao kế hoạch ĐTXD năm 2021 cho Công ty gồm 57 công trình với tổng kế hoạch vốn 168.580 triệu đồng. Tiến độ đến 31/8/2021:
  • Thực hiện: ước đạt 36,25% (61.133/168.580 triệu đồng);
  • Giải ngân: đạt 7,39% (12.460/168.580 triệu đồng).
Công ty đã đăng ký điều chỉnh vốn lần 1 theo đúng yêu cầu của Tổng công ty Điện lực miền Nam và đang chờ phê duyệt.

* Công tác phát triển phụ tải khách hàng:
Trong tháng 8/2021, Công ty Điện lực Bình Phước thực hiện thi công 01 công trình với tổng giá trị 130 triệu đồng; giám sát đơn vị ngoài thi công 21 công trình với giá trị 181 triệu đồng.

* Giá bán điện bình quân:
Giá bán điện bình quân tháng 8 toàn Công ty thực hiện đạt 1.722,65 đ/kWh, thấp hơn 64,60 đồng so với cùng kỳ năm 2020.
Lũy kế đạt 1.832,76 đ/kWh, cao hơn 42,99 đồng so với cùng kỳ năm 2020 và thấp hơn 10,64 đ/kWh so với kế hoạch SPC giao (KH: 1.843,40 đ/kWh).
Tất cả các Điện lực thực hiện giá bán bình quân thấp hơn kế hoạch giao. Trong đó:
  • 04 Điện lực thực hiện giá bán thấp hơn nhiều so với kế hoạch giao gồm: Bù Đốp thấp hơn 30,86 đ/kWh, Bù Gia Mập thấp hơn 28,80 đ/kWh, Đồng Xoài thấp hơn 28,35 đ/kWh và Phước Long thấp hơn 28,35 đ/kWh.
  • 02 Điện lực thực hiện giá bán giảm thấp với kế hoạch giao là: Đồng Phú thấp hơn 1,20 đ/kWh và Chơn Thành thấp hơn 4,29 đ/kWh.
* Về công tác sửa chữa lớn:

Năm 2021, Công ty Điện lực Bình Phước thực hiện 26 công trình với kế hoạch vốn là 39.280 triệu đồng. Tính đến ngày 31/8 đã thi công hoàn thành 14/26 công trình, tiến độ thi công ước đạt 53,16% (Thực hiện/kế hoạch là: 20.880/39.280 triệu đồng), giá trị hạch toán đạt 46,41% (Thực hiện/kế hoạch là: 28.231/39.280 triệu đồng).
Tình hình dịch bệnh ở TPHCM vẫn đang diễn biến phức tạp nên hạng mục kiểm tu xe chưa thực hiện được. Tuy nhiên, nhà thầu đã chuẩn bị tất cả các điều kiện cần thiết để ngay khi Tp. HCM gỡ bỏ dần giãn cách xã hội thì sẽ thực hiện ngay công tác sửa chữa xe.

* Công tác bảo về hành lang an toàn lưới điện cao áp (HLATLĐCA):

Trong tháng 8 năm 2021, toàn Công ty đã phát quang được 239 km đường dây trung áp và 319 km đường dây hạ áp.
Toàn Công ty không còn cao su nằm trong HLATLĐCA. Tuy nhiên, còn 148.887 cây cao su nằm ngoài HLATLĐCA có khả năng ngã đổ vào đường dây, giảm 24 cây so với tháng 7 (lưới 110kV còn 26.255 cây).
cong ty dien luc binh phuoc

II. Nhiệm vụ công tác tháng 09/2021:
     
- Công tác xây dựng cơ bản: Khẩn trương thi công các công trình ĐTXD 2021 (tự thực hiện) vừa đảm bảo tiến độ đề ra vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Rà soát tất cả các công trình đảm bảo thực hiện đúng tiến độ. Lập kế hoạch xử lý kịp thời trong mọi tình huống xảy ra khi tình hịch dịch bệnh có chiều hướng gia tăng.
      - Triển khai mua sắm các công trình mới sau khi có quyết định điều chỉnh vốn của Tổng công ty.
      - Hoàn thành ký thoả thuận vay vốn thương mại kế hoạch năm 2021 với ngân hàng Quân đội. Đồng thời, xây kế hoạch vay vốn thương mại năm 2022.
      - Công tác sửa chữa lớn: Khẩn trương thực hiện công tác SCL năm 2021 vừa đảm bảo tiến độ đề ra vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.
      - Các đơn vị xây dựng kế hoạch SCL năm 2022 ngay khi có kế hoạch vốn của Công ty giao, thực hiện thi công ngay trong năm 2021.
- Công tác quản lý, vận hành lưới điện: Các Điện lực, đội QLVH LĐCT tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát tình hình vận hành của lưới điện: phát quang, kiểm tra lưới, đo tải…thực hiện Theo từng nhóm nhỏ, đảm bảo 5K; hạn chế tối đa các sự cố xảy ra do các nguyên nhân chủ quan. Các Điện lực và phòng Điều Độ khi lập phương án cắt điện phải chi tiết, cụ thể đối với từng công tác sao cho thời gian mất điện của từng nhánh rẽ, từng pháp tuyến là thấp nhất.
- Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng: Tuyên truyền, đẩy mạnh công tác truyền thông trong cung ứng điện, nhất là việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đến đông đảo khách hàng sử dụng điện, nâng cao tỷ lệ thu tiền điện. Các Điện lực đẩy nhanh tiến độ thay điện kế quá hạn, định kỳ.
- Công tác ATVSLĐ: phòng AT phối hợp với các đơn vị kiểm tra công tác phát quang cây xanh và hành lang an toàn lưới điện giảm thiểu sự cố xảy ra. Các đơn vị trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho người lao động, đặc biệt là công nhân trực tiếp.
- Công tác kế hoạch: phòng KH&VT phối hợp các đơn vị rà soát tình hình thực hiện các chỉ tiêu đến hết quý III, tham mưu các biện pháp xử lý trong trường hợp ước thực hiện không đạt kế hoạch Tổng công ty giao.
- Công tác quản lý NLMTMN: Các đơn vị chủ động làm việc với khách hàng để chuẩn xác hồ sơ liên quan đến các dự án NLMTMN, đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định, lưu trữ đầy đủ.; dữ liệu thực tế phải khớp với dữ liệu truy xuất từ CMIS.
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Văn phòng Công ty Điện lực Bình Phước
- Điện thoại: 02713 999 200
- Số tổng đài giải đáp, chăm sóc khách hàng: 19001006 - 19009000
- Địa chỉ: số 905, quốc lộ 14, KP 1, P. Tiến thành, TP. Đồng Xoài, T. Bình Phước
- Website: pcbinhphuoc.evnspc.vn.

Tác giả: DK-TH

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây